1001279

//Ke 1.12.2010// //Lammilla pohjien tasoitus kiikerin kanssa.// //To 2.12.2010// //Lammilla pohjien tasoitus kiikerin kanssa & työmaan siivoileminen// //Pe 3.12.2010// //Anturoiden valaminen.// //Ti 7.12.2010// //Lammilla pohjien tasoitus kiikerin kanssa & anturoiden valun valmistelu// //Ke 8.12.2010// //Lammilla pohjien tasoitus yksin & työmaakopin siivous.// //To 9.12.2010// //Raudoittaminen.// //Pe 10.12.2010// //Raudoittaminen//
 * //__Hämeen Rakennus & Korjaus OY__//**

__Ma 13.12.2010__ __Koululla.__ __Pe 17.12.2010__

__Ma 20.12.2010 - Ma 3.1.2011__ __Joululoma__

//Ma 3.1.2011// //Asuntojen suojaus laurin kanssa.& yleinen siivous// //Ti 4.1.2011// //Asuntojen suojaus yksin.& saapuvien tavaroiden kantaminen// //Ke.5.1.2011// //Työmaan siivous// //To 6.1.2011// //Asuntojen suojaus yksin.// //Pe 7.1.2011// //Aamupäivällä asuntojen suojaus ja iltapäivällä työmaan siivous.//

M//a 10.1.2011// //Asuntojen suojaus yksin.& yleinen siivous// //Ti 11.1.2011// //Asuntojen keittiöiden hormien piikkaus & rautakauppa reissu.// //Ke 12.1.2011// //Asuntojen keittiöiden hormien piikkaus & saapuvien tavaroiden kantaminen// //To 13.1.2011// //Asuntojen kylpyhuoneiden hormien piikkaus & yleinen siivous// //Pe 14.1.2011// //Asuntojen kylpyhuoneiden hormien piikkaus & siivoaminen//

//Ma 17.1.2011// //Työmaan siivousta.// //Ti 18.1.2011// //Panelien kantaminen autosta sisälle vellun kanssa.// //Ke 19.1.2011// //Polttopuiden teko & siivous & rautakauppa reissu.// //To 20.1.2011// //Pyykkituvan lattioiden valaminen & yleinen siivous// //Pe 21.1.2011// //Vessan lattioiden hiominen & työmaan siivous.//

//Ma 24.1.2011// //Korttitalon vessojen lattioiden hiominen & yleinen siivous.// //Ti 25.1.2011// //Sama kun eilen.// //Ke 26.1.2011// //Laasti säkkien kantaminen, panelien kantaminen, harjateräksen pätkiminen.// //To 27.1.2011// //Työmaan siivous, rautakauppareissu & tavaroiden kantaminen// //Pe 28.1.2011// //Purkujätteiden kantaminen asunnoista & yleinen siivous & lähtökakut!//

//Ma 7.2.2011// //Lumitöitä voutilassa rivitalon sisällä kapiaisen kanssa.// //Ti 8.2.2011// //Lumitöitä voutilassa rivitalon sisällä kapiaisen kanssa.// //Ke 9.2.2011// //Tuulensuojalevyjen laittamista tanen kanssa.// __To 10.2.2011__ __Schüle__ __Pe 11.2.2011__ __Vapaa päivä koulun johdosta.__
 * //__Patria Rakennus OY__//**

//Ma 14.2.2011// //Tuulensuojalevyjen & Tuulenohjaimien laittamista tanen kanssa.// //Ti 15.2.2011// //Stryroksien laittamista asuntoihin tanen kanssa.// //Ke 12.2.2011// //Styroksien laittamista asuntoihin tanen kanssa.// __To 13.2.2011__ __Koulussa__ __Pe 14.2.2011__ __Koulussa__

Ma 21.2.2011 Styroksien laittamista asuntoihin. Ti 22.2.2011 Styroksien laittamista asuntoihin. Ke 23.2.2011 Styroksien laittamista asuntoihin. To & Pe. Koulussa

Ma 28.2. Pe 5.3.2011 Hiihtoloma.

Ma 7.3 - Ke 9.3.2011 Lattioiden hiomista koko viikko. To - Pe Koulua

Ma 14.3 - Ke 16.3.2011 Lattioiden hiominen jatkuu. To - Pe Koulua

Ma 21.3. - Ke 23.3.2011 Julkisivuverhous. Paneelointi. To - Pe Koulua

Ma 28.3 - Ke 30.3.2011 Paneelointi jatkuu. To - Pe Koulua.

4.4 - 5.4. 2011 Seinien kipsaamista, Levyjen kantoa, siivousta. 6.4.2011 Viimeinen päivä Patria Rakennus Oy'llä. Rappusten valujen valmistelu Kakkukahvit ja kotiin lähtö.


 * //__Rakennus Onnela OY__//**

Ma 11.4.2011 Työmaihin tutustuminen mankun kanssa (turenki & myllymäki) Saunan kaiteiden teko. Iltapäivällä myllymäessä valu. Ti 12.4.2011 Parketointia Turengissa Mankun kanssa. Ke 13.4.2011 Parketointia Turengissa yksin. To 14.4.2011 Parketointia Turengissa yksin. Pe 15.4.2011 Parketointia Turengissa yksin.

Ma 18.4.2011 - 20.4.2011 Vanhojen villojen poistaminen seinästä ja uusien takasin laittaminen myllymäessä To 21.4.2011 - 22.4.2011 Seinien levyttäminen Juuson kanssa.

Ti 24.4.2011 - 29.4.2011 ((( 26.4.2011 Klo 11-12 Teoriakoe katsastuskonttorilla))) Seinien levyttämistä koko viiikko Juuson kanssa. Saunan paneelointi & Kph'n katon paneelointi.

Ma 2.5.2011 Seinien hiomista ja lattioiden siivoamista koko päivä. Ti 3.5.2011 Seinien hiomista klo 13. asti. Klo 14, Autokoulun Inssi. Ke 4.5.2011 Seinien pohjamaalin vetäminen seinille (Olohuone & eteinen) Iltapäivällä pankkineuvottelut lopella. To 5.5.2011 Seinien pohjamaalin vetäminen seinille (Makuuhuoneet 1 ja 2) Pe 6.5.2011 Katon maalaaminen (Olohuone & Eteinen & Tuulikaappi) Ma. 9.5.2011 Katon maalaaminen jatkuu ( Makuuhuoneet ) Ti.10.5.2011 Seinien pohjamaalin vetäminen (Vessa, Keittiö) Seinien Pintavärin rajaaminen kattojen rajaan, kulmiin ja ikkunan ympäryksille. Ke 11.5.2011 - To 12.5.2011 Seinien ja kattojen maalaamista. Pe 13.5.2011 - Ma 16.5.2011. Iittalassa kattoremontti, vanhat pellit pois ja uudet tilalle +huopakaton uusiminen eteisein katolle. Ti 17.5.2011 - Pe 20.5.2011 Pekolassa julkisivu remontti.


 * //__Kirvestyöt Sollo Oyj.__//**

8-12.8 Koululla.

15-16.8 Tallitiellä tutustumasssa työmaahan.

16-19.8 Sairaslomalla.

22-26.8 Tallitiellä tekemässä koteloita putkille vaatekaappeihin.

29.8 - 5.9 Bulgariassa lomalla.

6-9.9 Kanervatiellä lattiavalussa myllärinä.

9.9-7.10 Sairaslomalla kämmenen murtuman vuoksi.

10-14.10 Tallitiellä tekemässä kuraa valuun & tasotteita seiniin.

17-21.10 Aulangontiellä oviaukkoja timanttisahaamassa

24-28.10 Aulangontiellä tekemässä samaa hommaa.

31.10-4.11 Aulangontiellä roiloomassa putken paikkoja kph'isin.

7-11.11 Salon sairaalassa tekemässä pukkeja hissikoneistolle ja sulkemassa hissinovia levykopeilla.

14-18.11 Aulangontiellä leikkaamassa verkkoja ja tekemässä porauksia sähköjohdoille.

21-25.11 Tekemässä suojauksia asuntoihin ja purkamassa kylpyhuoneita.

28.11-2.12 Siivoamassa pihaa talvikuntoon ja tasoittamassa maata pihalaattoja varten.

5-9.12 Asentamassa pihalaattoja talon päätyyn ja kadunvarteen.

12-16.12 Pihalaattojen asentamista.

19-21.12 Asuntojen siivoamista ja yleisen työmaajärjestyksen ylläpitoa.

21.12-9.1 Joululomalla.

9-13.1 Käytävien ja asuntojen suojaamista.

16-20.1 Kylpyhuoneiden purkamista.

23-27.1 Lattiavalussa auttaminen, siivoaminen.

30.1-3.2 Harkkojen mittailua ja sahailua hormeihin & Roiloomista

6-10.2 Kylpyhuoneiden seinien roiloomista & piikkaamista.

13-17.2 Työmaan siivoamista, Kylpyhuoneiden "kattolistojen" lyöminen. Roiloomista ja piikkaamista.

20-24.2 Hiihtolomalla.

27.2-2.3 Kellarikerrokseen varastohäkin teko & työkalujen muuttoa työmaalta varastolle.

5-9.3 Savunpoistoluukkuja ympäröivien alareunojen pellitystä ja saumojen kittaamista.

12-16.3 Molemmista rappukäytävistä savunpoistoluukkujen-rakennus telineiden purku.

19-23.3 Työmaan pihasiivous & Pannuhuoneen+Kellaritilan tyhjennys

26-30.3 Sähkömiehen apuna porailemassa reikiä. Käytävän imurointia maalauksen edeltä. Pannuhuoneen seinän läpivientien paikkailua.

2-6.4 Käytävän vanhojen läpivientien umpeen muuraamista sekä kipsaamista. Sama homma myös varastotiloisssa. Paikka-Maalauksia ympäri alakäytäviä. Maalarin apuna asunnossa repimässä vanhoja tapetteja & pesemässä seiniä.

10-12.4 Koululla pänttäämässä.

13.4 Etäpäivä


 * //__NCC Oy aulangonranta.__//**

16-20.4 Patikoiden kantaminen Anturoille & Anturamuottien tekemistä, Anturoiden raudoittamista & Väestönsuojan muottien purkua

23-24.4 A-Talon anturoiden valukorkohommia & Elementtipalikoiden asentelua

25-27.4 Kuumeessa

30.4-4.5 Anturapilarimuottien tekoa. Routaeristeiden asennusta. Anturoiden harjaamista. Työmaa-järjestyksen muuttamista. Työmaakylttien sijoittelemista.


 * __//NCC Oy sotka.//__**

3.9 Koululla sopimassa top-asioita ja työmaalla käynti

4.9 Työmaahan perehdyttäminen, Ulkoseinän villoittaminen

5-7.9 Ulkoseinän villoittamista & kattotuolien asentamista.

10-12.9 Ulkoseinien levytys & kattotuolien asentamista.

13-14.9 Kattotuolien asentamista & rautojen vääntelyä rappusvalua varten.

17-21.9 Rivitalojen väliaikaisten ovien tekemistä

24-26.9 Rappusten ja ovenedus laatta-muottien tekemistä ja raudoittamista.

2-5.10 Rappusten ja laattojen valu & Neljän rivitalon kattotuolien levittämistä päädystä ulospäin rimalla ja patikalla

8-12.10 Ilmastointikonehuoneen villoittamista ja höyrynsulkumuovin asettamista.

15-19.10 Ilmastointikonehuoneen levyttämistä (tuplalevytys), höyrynsulkumuovin leikkaamista ja rappusten kaiteiden asentaminen

22-26.10 Rivitaloasuntojen kylpyhuoneiden & keittiöiden seinien roiloaminen ja piikkaaminen vesi- ja sähköputkia varten.

29.10-2.11 Työmaakonttien vesijohtojen lämmitysjohdon asennusta, Työmaan siivoamista, Ilmastointikonehuoneen seiniin iv-putkien läpivientien tekeminen. Ilmkonhuoneen läpivientiputkien ympärille muottien tekemistä ja asennusta tasoitetta ja mattoa varten. Ullakon kulkusiltojen valmistelua. 5-6.11 Kuumeessa.

7-8.11 Kytkösontelolaatan alla lämmöneristämistä ja vanhojen tukirakennelmien poistamista.

9.11 Tuuletuspohjan tarkistusluukkujen valamisen valmistelua ja muottien tekemistä.

12-14.11 Kylpyhuoneiden seinien paikkailua laastilla.

15-16.11 Rappusmuottien asentamista ja niiden raudoittamista

19.11 Rappusvalu

20.11 Ruokailutilan ikkunoiden suojaaminen seinätasoitteiden vuoksi & saunan tekemistä simon kaverina

21.11 Pesukoneen poistoputken upottaminen seinään ja paikkailu + Simon kanssa vaneerien asentaminen väestönsuojanlattiaan.