1200944

VKO:12 18.03 MA: Tolppien juurien valamista, reikien tiivistämistä villalla ja uretaanilla 19.03 TI: Oppisopimustapaaminen/Vapaa 20.03 KE: Tolppien juurien valamista 21.03 TO: Koululla 22.03 PE: Koululla

VKO:11 11.03 MA: Välipohjan villotusta ja reikien tekoa ilmastoinnille 12.03 TI: Seinän tasotusta piikkaamalla ja hiomalla, kipsilevyt "liimattiin" laastilla kiinni seinään 13.03 KE: Siivoilua 14.03 TO: Etäpäivä 15.03 PE: Etäpäivä

VKO:10 04.03 MA: Ilmaputkille reikien tekoa 05.03 TI: Samaa kuin eilen 06.03 KE: Väliseinärunkojen tekoa Tarmon kanssa 07.03 TO: Koululla 08.03 PE: Koululla

VKO:09 LOMA

VKO:08 18.02 MA: Seinän villotusta, näytön arviointikeskustelu Elinan ja Tarmon kanssa, Lattian hiertämistä/hiomista 19.02 TI: Lattian hiertämistä ja siivoilua 18.02 KE: Vapaa 19.02 TO: Koululla

VKO:07 11.02 MA: Alotin tolppien juurivalujen valmistelemisen, Imurointi ja primeri. 12.02 TI: Ilmamiehelle reikien puhkomista, iltapäivästä juurivalua, näyttö. Elina kävi. 13.02 KE: IV-konehuoneen epoksilattian suojaaminen muovilla ja kovalevyllä. Gyprocin kantamista sisälle ja ylös, juurivalujen jatkamista. 14.02 TO: Koululla 15.02 PE: Koululla

VKO:06 04.02 MA: Seinä-alojen mittaamista mestarin kanssa urakkalaskentaa varten. 05.02 TI: Aamulla tilkintähommia, iltapäivällä katon putsausta lumesta ja jäästä. 06.02 KE: Siivoilua 07.02 TO: Koululla 08.02 PE: Koululla

VKO:05 28.01 MA: Gyprocin kantamista, seinien villottamista ja siivoilua 29.01 TI: EA-kurssi 30.01 KE: Seinien villotusta koko päivä 31.01 TO: EA-kurssi 01.02: Siivoilua

VKO:04 21.01 MA: Lattia gyprocin asennusta Tarmon kanssa. Nauharuuvikone on kätevä laite. 22.01 TI: Sama homma jatkui. 23.01 KE: Viimesteltiin lattia ja alettiin tuplaamaan kattopalkkeja iv-koneen ilman ottajen tieltä. 24.01 TO: Jatkettiin tuplauksien ja vekselöintien tekoa. 25.01 PE: Seinien yläpäiden villotusta

VKO:03 14.01 MA: Kipeä 15.01 TI: Kipeä 16.01 KE: Kipeä 17.01 TO: Kipeä 18.01 PE: Kipeä

VKO:02 07.01 MA: Iv-konehuoneen lattian tekoa wisa-vanerista. 08.01 TI: Tulityökorttikoulutus. 09.01 KE: Alakaton tekoa eli höyrynsulku ja harvalaudotus. 10.01 TO: Tulityökorttikoulutus 11.01 PE: Siivoomista

VKO:01 02.01 KE: siivoomista ja iv-putkiston tilkkimistä. 03.01 TO: Tarmon kanssa ikkunakarmien suojaamista vanerisoiroilla. 04.01 PE: siivoomista ja gyprocin kantoa väliseinämiehille.

VKO:51 17.12 MA: Alotettiin toisen keittiön seinän teko, Laitettiin yläjuoksu paikoilleen. 18.12 TI: Laitettiin runkotolpat paikoilleen. 17.12 KE: Jatkettiin eilisestä, loput tolpat ja ainoa tuulensuojalevy paikoilleen. Loppupäivä harvalaudotusta ja höyrynsulkua sekä vanerijäykistysten tekoa. 18.12 TO: Höyrynsulkua ja harvalaudotusta aamulla Karin kanssa. Loppupäivän villotin yläpohjaa ylhäältä päin tällä kertaa. 19.12 PE: Siivoilua, tilkin käytävän seinien yläpäät villalla. Kotiin 13.30.

VKO:50 10.12 MA: Koululla 11.12 TI: Harvalaudotusta ja höyrynsulkua Karin kanssa 12.12 KE: Aamulla kiireessä tehtiin harvalaudotus loppuun, puhallusvillamiehet tuli jo heti aamusta. Sen jälkeen ruvettiin tekemään ulkoseinää keittiöön Karin kanssa. 13.12 TO: Aamulla jatkettiin seinän kimpussa, kunnes jouduttiin laittamaan kaiteita katolle. Siinä meni loppupäivä. 14.12 PE: Aamulla korotettiin osa keittiön kattopalkeista oikeeseen korkoon Karin kanssa, iltapäivällä laitettiin tuulensuojalevyt seinään joka tehtiin aikasemmin viikolla.

VKO:49 03.12 MA: Ikkunoiden tilkkimistä villalla, jotta lämpö ei mene harakoille. Yhden oviaukon laitoin umpeen styroxilla ja villalla. 04.12 TI: Samaa hommaa kun eilen mutta toisessa siivessä. Oviaukot tukin 100mm styroxilla väliin kakkoskakkosen pätkät pystyyn +50mm villa ja 50mm styrox. 05.12 KE: Höyrynsulun asentamista Karin kanssa. -20 asteen pakkasessa muovi ei oikein meinannut asettua ja teippaaminen ei onnistunut ollenkaan 06.12 TO: PYHÄ 07.12 PE: Jatkettiin höyrynsulun asentamista. Teipattiin saumat keskiviikolta ja laitettiin harvalaudotus päälle. Muovi oli jääny aika pussille keskiviikkona.

VKO:48 26.11 MA: Ikkunakuorma odotti aamulla purkua. Purettiin kuorma ja imukuppi-auto tuli aamukahvin jälkeen jollonka alettiin laittamaan ruutuja paikoilleen Karin ja Tonin kanssa 27.11 TI: Ikkunan asennukset jatku. Sähkärille parit reiät seinään. Elina kävi. 28.11 KE: Koko päivän puhkoin itestäni reikiä ilmastoinnille, sähkärille ja putkarille. 29.11 TO: Palkkien nosto kettiön katolle jatku. 30.11 PE: Ikkunan asennusta, harvalaudotusta ja siivoilua.

VKO:47 19.11 MA:Höyrynsulkua ja harvalaudotusta Karin kanssa. 20.11 TI: Villotusta höyrynsulkua ja harvalaudotusta Karin ja Jussin kanssa 21.11 KE: Keittiön katonteko alko kertopuupalkkien nostolla. Olin alhaalla Teten ja Karin kanssa valmistelemassa palkkeja. 22.11 TO: Jatkettiin katon tekoa. Puhkoin parit reiät putkarille. Loppupäivästä valettiin kahen piharakennuksen lattiat Kaitsun ja Jussin kanssa. 23.11 PE: Ilmastointiputkille reiät väliseiniin, yksin koko päivä.

VKO:46 12.11 MA: Höyrynsulun laittoa ja harvalaudotusta Karin kanssa. 13.11 TI: Aamulla asennettiin vanerijäykistyksiä Karin kanssa, loppupäivän villotin yksin. 14.11 KE: Aamulla lopettelin villotuksen jonka jälkeen laitettiin Karin kanssa höyrynsulkua. Loppupäivästä saatiin vielä alotettua harvalaudotusta. 15.11 TO: Harvalaudotusta Karin kanssa koko päivä. 16.11 PE: Höyrynsulun laittoa ja harvalaudotusta Karin kanssa.

VKO:45 05.11 MA: Harvalaudotusta ja palkin jäykistämistä vanereilla Karin kanssa. 06.11 TI: Jatkettiin eilisestä Karin kanssa. 07.11 KE: Samaa hommaa kolmatta päivää. 08.11 TO: Aamupäivä Jussin kanssa villotusta ja iltapäivä Karin kanssa harvalaudotusta. 09.11 PE: Aamupäivä harvalaudotusta Karin kanssa, iltapäivä siivoilua.

VKO:44 29.10 MA: Väliseinien merkintää Tonin kanssa. 30.10 TI: Yläpohjan villotusta yksin koko päivä. Elina kävi. 31.10 KE: Aamulla sekalaista hommaa villotuksesta siivoukseen. Iltapäivällä sisäkaton harvalaudotusta Karin kanssa. 01.11 TO: Villotusta Jussin kanssa koko päivä. 02.11 PE: Katon nosto. 3/4 osaa päivästä suunniteltiin ja valmisteltiin ja lopuks nostettiin paikoilleen.

VKO:43 22.10 MA: Harkkojen latomista. Nostettiin ne kolmeen metriin niin piti vähän tukia rakentaa kanssa. 23.10 TI: Palokatkon tekoa pommisuojan katolle Jussin kanssa kipsilevystä. 24.10 KE: Aamupäivä siivottiin Jussin kanssa ja loppupäivästä yläpohjan villotusta. Leikkelin villoja. 25.10 TO: Villotus jatku. Tein sähkärin kiskoille reijät pommisuojan palokatkoon. 26.10 PE: Harkkojen valu. Kaitsun ja Juhan kanssa.

VKO:42 LOMA

VKO:41 08.10 MA: Nostettiin seuraavat ristikot ylös. Reivojen katkomista ja telineiden siirtoa/kasaamista. 09.10 TI: Vuorattiin Jussin kanssa mestarin koppia tuulensuojalevyillä piirustuksia varten. Otettiin sahatavarakuorma vastaan. 10.10 KE: Alettiin tehdä maassa kattoa pommarin päälle. Tulee aikamoinen nostettava, Kattotuolin pituus on n.17m, niitä on 18kpl 600 jaolla. Elina kävi pyörähtämässä. 11.10 TO: Jatkettiin eilisestä. 12.10 PE: Keittiön väliseinien harkkojen laittoa. Laattakiilat tuli tutuksi.

VKO:40 01.10 MA: Varastokontin siivousta ja järjestämistä Jussin kanssa. 02.10 TI: Pihan järjestelyä. Hommat aika vähissä kaikilla. Elementtiseinät asentaa aliurakoitsija. 03.10 KE: Sama ku eilen. 04.10 TO: Kattotuolien asentamista. Olin ohjurina ja katkoin reivoja pojille ylös. 05.10 PE: Samat hommat jatku.

VKO:39 24.09 MA: Harkkojen valu oli heti aamusta. Tasottelin pintaa ja heittelin ylimääräsen pois. Loppupäivä siivoiltiin ja järjesteltiin. Kotiin kolmen maissa. 25.09 TI: Aamusta purettiin muotteja pois, Hioin pienen pätkän sokkelia koneella. Puhkastiin harkkoihin reikä radonputkelle ja purettiin kattotuoli kuorma. 26.09 KE: Aamupäivä tehtiin jätepuukuormaan kun saatiin lava paikalle. Loppupäivä asennettiin Joonaksen kanssa radonhuopaa ja aloteltiin lattiaeristeen laittoa. 27.09 TO: Raudotusta ja siivousta. 28.09 PE: Pommarin ulkoseinän sokkelin hiontaa ja alajuoksun laittoa aamupäivällä. Purettiin kattovanerit ja laitettiin sateelta suojaan. Kotiin klo 13.00.

Rakennusliike A. Anttila Työaika 07.00-15.30, jos ei toisin mainita.

VKO:38 17.09.12 MA: Ensimmäinen päivä. Työmaahan perehdytystä mestarin kanssa. Loppupäivästä elementti sokkelin hiontaa alajuoksun asentamista varten. 18.09 TI: Aamulla sokkelin hiontaa. Loppupäivä Karin kanssa radonhuovan ja alajuoksun asentamista. 19.09 KE: Lattiaeristeen asentamista koko päivä. Perjantaina lattian valu, saatava raudat päälle lattialämmitysmiehelle to aamuksi. 20.09 TO: Lattiaeristeen laitto jatkui aamupäivällä. Raudotus loppuosaan lattiaa. Iltapäivällä porukalla väliseinän sokkelin tekemistä harkoista. 21.09 PE: Aamulla erotuskaistan asentaminen pommisuojan seinään ennen valua. Loppupäivä siivousta ja harkkojen raudottamista. Kotiin n. 14.30. Ohjeistus ja ohjaus pääasiassa mittamies Tonilta, sekä Karilta ja Paulilta.