1000201

29.3.2013 pe SEHÄN ON PITKÄ PERJANTAI!

28.3.2013 to 7:00 - 15:30 8h Tämän talon viimeisen holvin valu, elikkäs tämä ensimmäinen talo on nyt pystyssä joten siirrymme ensi viikkolla toisen talon kimppuun. Kävimme tänään myös asentamassa sinne kuori elementtejä väestön suojan eteen.

27.3.2013 ke 7:00 - 15:30 8h Holvin raudoitus loppuun, parvekkeiden raudoitus loppuun. Reunamuottien teko.

26.3.2013 ti 7:00 - 15:30 8h Holvin raudoitusta, parveke raudoitusta, tukko hommia. tässä leikkauskuva parv.raudoituksesta.

25.3.2013 ma 7:00 - 15:30 8h Holvin valu, parvekekannatus telineiden teko ja nosto paikoilleen, parvekkeiden asennus.

22.3.2013 pe 7:00 - 15:30 Ontelo asennus ja kaiteiden asennus.

21.3.2013 to 7:00 - 15:30 8h Seinäelementti asennus.kuvassa hieman asentamista, kiveä lasketaan juuri paikoilleen.

20.3.2013 ke 7:00 - 15:30 8h Holvin ja parvekkeiden raudoitus.

19.3.2013 ti 7:00 - 15:30 8h Holvin valu, viereisen kentän kahden puuttuvan ontelon asennus. Massiiivilaattojen asennus, elpo hormien asennus.

18.3.2013 ma 7:00 - 15:30 8h Ontelo asennus, viereisen holvin tyhjennys huomista valua varten.

15.3.2013 pe 7:00 - 15:30 8h Parvekeraudoite loppuun ja sen jälkeen holvin raudoitus.

14.3.2013 to 7:00 - 15:30 8h Parveke asennus ja sen jälkeen raudoitus.kuvassa raudoituksen alkua.

13.3.2013 ke 7:00 - 15:30 8h Holvin viimeset raudotuksen kuntoon ja holvin valu.

12.3.2013 ti 7:00 - 15:30 8h Ontelo asennus, reunamuottien teko.

11.3.2013 ma 7:00 - 15:30 8h Holvin raudoitus, hissi kuilun vieressä olevan aukon muotitus ja palkkiraudoitteen tekeminen.

8.3.2013 pe 7:00 - 15:30 8h Nostoseinä muottien teko.

7.3.2013 to Holvivalu+holvin putsaus

6.3.2012 ke 7:00 - 15:30 8h Parvekkeiden kannastustelineiden kasaus, parveke asennus.

5.3.2012 ti 7:00 - 15:30 8h Parvekeraudoitus, holvi raudoitus

4.3.2013 ma 7:00 - 18:00 10h Seinäelementti asennus, antura valu toisen talon pohjalla.

1.3.2013 pe 7:00 - 15:30 8h Holvivalu, Elementti asennus.

28.2.2013 to 7:00 - 15:30 8h Parvekeraudoitusta ja reunamuottien tekoa.

27.2.2013 ke 7:00 - 15:30 8h parveke raudoitusta.

26.2.3013 ti 7:00 - 15:30 8h Holvin raudoitusta ,tukko hommia, parvekeraudoitus.

25.2.2013 ma 7:00 - 15:30 8h Seinä elementti asennusta, holvinraudoitusta.

22.2.2013 pe 7:00 - 15:30 8h Holvin raudoistusta, reunavalumuotin tekoa.

21.2.2013 to 7:00 - 17:30 10h Onteloasennus, parvekeraudoituksen loppuun tekeminen, tukko hommia.

20.2.2013 ke 7:00 - 16:30 9h Parveke raudoituksen tekoa, jykevä raudoitus koska parvekkeet ovat itsestään kantavia.

19.2.2013 ti 7:00 - 16:30 9h Toisen talon pohjalla hissikuilun pohjien valu. Holvin raudoitusta. Reunavalumuottien tekoa koska kohteessa on kuorilaattoja.

18.2.2013 ma 7:00 - 15:30 8h Holvin raudoitusta, parvekelaattojen asennus.

15.2.2013 pe 7:00 - 15:30 8h Ontelo asennus, massiivilaattojen asennus.

14.2.2013 to 7:00 - 15:30 8h Toisen puolen holvin valu.

13.2.2013 ke 7:00 - 15:30 8h Seinäelementtien asennusta, tukko tavaran roudaamista sisälle.

12.2.2013 ti 7:00 - 15:30 8h Seinäelementtien asennusta.

11.2.2013 ma 7:00 - 15:30 8h Holvivalu

8.2.2013 pe 7:00 - 15:30 8h Holvin raudoitusta ja kaiteiden asennus.

7.2.2013 to 7:00 - 16:30 9h Seinäkuormien vastaanotto. Rautojen etsiminen lumihangesta ja niiden nosto ontelokentälle. Raudoitusta.

6.2.2013 ke 7:00 - 15:30 8h Ontelo asennus, palkkiasennus.

5.2.2013 ti 7:00 - 15:30 8h Juurivalu, myllyllä sekoittaen. Seinä elementtien asennusta, Delta-palkin asennus.

4.2.2013 ma 7:00 - 15:30 8h Seinäelementtien asennus. Holvivalu, juurivalu muottien teko kuorielementeille.

1.2.3013 pe 7:00 - 15:30 8h Holvin raudoitus, Loput tukkohommat.

31.1.2013 to 7:00 - 15:30 8h Olin alapohjassa vetämässä uretaania onteloiden saumoihin ja tukin reunan tyroksilla ja uretaanilla. Raudoitin holvia.

25.1.2013 pe 7:00 - 15:30 8h Tällä kertaa Tapiolassa onteloita asentamassa ja sen jälkeen läpivientien tukkimista tyroksilla ja raudoitusta. (Tapiolassa tästä päiväkirja merkinnästä eteenpäin.)

24.1.2013 to 7:00 - 15:30 8h Ontelo asennus ja kaide asennus

18.1.2013 pe 7:00 - 15:30 8h Otin aamusta reikäpiirustuksen käteen ja menin tukkimaan kaikki läpiviennit ontelokentästä tyroksilla. Viimeistelin holvin ja katsoin että kaikki on kunnossa valua varten.

17.1.2013 to 7:00 - 15:30 8h Ontelo asennus, nostoseinä muottien teko ja holvin raudoitusta.

11.1.2013 pe 7:00 - 15:30 8h Kauniaisissa onteloiden asennus ja kaiteiden asennus.

10.1.2013 to 7:00 - 15:30 8h Siirryttiin Kauniaisiin ja siellä asennettiin seinäelementtejä paikoilleen.

4.1.2013 pe 7:00 - 15:30 8h Jälkitöitä talossa numero kaksi.

28.12.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Jälkityöt jatkuivat.

27.12.2012 to 7:00 - 15:30 8h Jälkitöitä vähän joka talossa. Reunavalujen piikkausta jos kova ja kaikki meidän jätteet pois taloista.

14.12.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Seinäelementti asennusta

7.12.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Katon kuorilaattojen asennus.

30.11.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Talo 2: holvivalu peruttu, liian kylmä ja taloa ei saatu lämmitettyä kunnolla. Talo 1: Ontelo asennus, kahden kuorman asennuksen jälkeen loput kuormat peruttiin liian kovan tuulen takia; n. 20 m/s.

29.11.2012 to 7:00 - 15:30 8h Ontelolaattojen kannatus palkkien raudoitusten tekoa.

28.11.2012 ke 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Seinäelementtien asennus.

27.11.2012 ti 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Seinäelementtien asennus.

26.11.2012 ma 7:00 - 15:30 8h Talo 2: Kierreporras elementtien asennus. Parvekelaatta asennus.

23.11.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Holvivalu Talo 2: Ontele asennus.

22.11.2012 to 7:00 - 15:30 8h Talo 2: Seinäelementtien asennus. Talo 1: Porraskäytävän portaan asennus.

21.11.2012 ke 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Holvin raudoitus. Talo 2: Elementti asennuksen valmistelut; Korot ja villat.

20.11.2012 ti 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Holvin raudoitusta.

19.11.2012 ma 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Ontelole laattojen asennus.

16.11.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Väliseinä elementtien asennus. Parvekepielien asennus.

15.11.2012 to 7:00 - 15:30 8h Talo 2: Holvivalu. Talo 1: Seinäelementtien asennus.

14.11.2012 ke 7:00 - 15:30 8h TAlo 1: Seinäelementti asennus. Talo 2: Luhtikäytävän laattojen ja parvekelaattojen asennus.

13.11.2012 ti 7:00 - 15:30 8h Talo 2: Parvekelaattojen asennus. Talo 1 Seinäelementtien asennus.

12.11.2012 ma 7:00 - 15:30 8h Talo 2: Parveke laattojen korkojen otto. Tukkojen purku taloista 1 ja 2. Talo 1: C-rautojen asennus.

9.11.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Holvivalu. Talo 2: Onteloasennus.

8.11.2012 to 7:00 - 15:30 8h Talo 2: Seinäelementtien asennus. Talo 1: Nostoseinämuottien teko. Läpivientien tukkiminen.

7.11.2012 ke 7:00 - 15:30 8h Talojen 3,4 ja 5 Parveke pielien S-pisteiden täyttö. Elementtikuormien vastaanotto ja lastaus elementtivakkiin. Talo 1: Parvekepuukkojen kolojen piikkaus koska olivat väärässä paikassa.

6.11.2012 ti 7:00 - 15:30 8h Talo 2: Alapohjaholvin valu. Talo 1: Nostoseinä muottien teko.

5.11.2012 ma 7:00 - 15:30 8h Talo 1: VSS seinien kuorilaattojen asennus, parveke pielien ja pilareiden asennnus.

2.11.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Ontelolaattojen asennus.

1.11.2012 to 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Seinä elementti asennus.

31.10.2012 ke 7:00 - 15:30 Talo 2: Alapohja onteloiden asennus. Talo 1: Seinä elementti asennus.

30.10.2012 ti 7:00 - 15:30 8h Talojen 3 ja 1 tyhjennys tönäreistä ja tukkotavarasta. Talon 4 reunavalujen piikkausta koska olivat kovia ja uretaanien poisto.

29.10.2012 ma 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Tukkojen purku, tönäreiden purku, kylpyhuoneiden lattioiden piikkausta. Parveke salkkujen asennus.

26.10.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Talo 1: A ja B holvien valu, Luhtikäytävän laattojen asennus.

25.10.2012 to 7:00 - 15:30 8h Talo 1: A ja B holvien raudoitus, parveke pilareiden asennus.

24.10.2012 ke 7:00 - 17:00 10h Talo 1: Kaide asennus, parvekkeiden pielielementtien asennus.

23.10.2012 ti 7:00 - 18:00 11h Talo 1: Ontelolaattojen asennus.

12.10.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Talo 3: Seinäelementtien asennus.

11.10.2012 to 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Portaan perustuksen raudoitus ja muotitus. Talo 3: Elementti asennuksen valmistelut; Villat paikalleen, korot.

10.10.2012 ke 7:00 - 19:00 12h Talo 1: Juurivalumuottien teko. Hissikuilun nosto seinien raudoitus.

9.10.2012 ti 7:00 - 18:00 11h Talo 3: Holvin raudoitus, Porrasaukon onteloiden kannatuspalkkien muotitus ja raudoitus, nosto seinien muotitus.

8.10.2012 ma 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Toisen kerroksen ontelolaattojen asennus.

5.10.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Seinäelementtien asennus, Parveke pielien ja pilareiden asennus. Sokkeleiden asennus.

4.10.2012 to 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Seinäelementtien asennusta. Talo 3: Ontelolaattojen kannatuspalkin muottien teko.

3.10.2012 ke 7:00 - 19:00 12h Talo 1: Seinäelementtien asennus. Talo 3 Tukkohommat

2.10.2012 ti 7:00 - 15:30 8h Talo 3: Parveke pielien asennus, parveke salkkujen asennus, parveke laattojen asennus, luhtikäytävän laattojen asennus.

1.10.2012 ma 7:00 - 18:00 11h Talo 1: Tukko hommat loppuun. Sähkövarausten ja muiden läpivientien tukkiminen reikäpiirustusten mukaisesti. Nosto seinä muottien teko. Raudoituksen viimeistelyä.

28.9.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Talo 1: Alapuolen tukko hommat holvi valua varten. Talo 3: Ontelolaattojen asennus.

27.9.2012 to 7:00 - 15:30 8h Talo 3: 2 kerroksen sienäelementtien asennus. Talo 1: Parveke laattojen asennus.

26.9.2012 ke 7:00 - 15:30 8h Tukkojen purku talolta 3. 1 talolla otin korot pilari elementteihin ja laputin niiden paikat. Asennettiin elementit jonka jälkeen valmistelut 3 talon toisen kerroksen seinäelementti asennusta varten; Korot, laput, betonimylly ylös, säkki S30 laastia ylös ja villa soirot ylös.

25.9.2012 ti 7:00 - 18:00 11h VSS lattian raudoitus kokonaan.

24.9. 2012 ma 7:00 - 15:30 8h Talo 2: Anturan raudoitus loppuun, pumppuauto pihalle ja valu käyntiin. Talon 1 anturoihin pienet lisä valut koska maan rakentaja oli unohtanut kokonaan kaivaa pari linjaa esille. Talolla 1 myös seinä elementti asennusta.

21.9.2012 pe 7:00 - 15:30 8h Talo 3: Holvin raudoitus Talo 4: Kierreportaiden tartunta valut. Talo 2. Antura raudoitus.

20.9.2012 to 7:00 - 16:00 9h Talo 1: ontelo asennus, olin kuorman päällä kuskin kanssa kiinnittämässä ontelot saksilla tai riippuen ontelosta, Deha kiinnityksellä. + kaide asennus.

19.9.2012 ke 7:00 - 17:00 10h Talo 1: Seinä elementtien asennusta. Talo 3: Holvivalua varten seinälinjan tukko hommat. Talo 4: Kierreportaiden tartunta valulle muottien teko. Talo 2. Antura muottien tekoa.

18.9.2012 ti 7:00 - 16:00 9h Talo 5: Luhtikäytävän elementti saumojen täyttö. Luhtikäytävän portaan alapään juotosvalu.

17.9.2012 ma 7:00 - 15:30 8h Talo 5: Seinien alapäiden täyttö ja purseiden piikkaus.

14.9.2012 pe 7:00 - 14:00 6h Talon 1 holvivalu. Talon 1 VSS kaulavalu.

13.9.2012 to 7:00 - 19:00 12h Talon 3 ontelo asennus. Talon 1 kylpyhuoneiden nostoseinä muottien teko + holviraudoituksen viimeistele ja tarvittavat rautojen lisäykset.

12.9.2012 ke 7:00 - 18:00 11h Talojen 4 ja 5 tyhjentäminen meidän tavaroista kurottaja apuna; tönärit ulos ja puutavara. Talolla 3 seinä elementtien asennus. Talo 5: Kierreportaiden tartuntojen valu. Talo 1: Väestön suojan kaulojen muottien tekoa.

11.9.2012 ti 7:00 - 16:00 8h Parveke salkkujen asennus ja katon kuori laattojen asennus taloissa 4 ja 5. Myös talon 5 luhtikäytävän ylimpien. laattojen asennus.

10.9.2012 ma 7:00 - 16:00 8h Parvekelaattojen asennus ja parveke salkkujen asennus taloissa 4 ja 5.

7.9.2012 pe 7:00 - 17:00 9h Talon 4 ja 5 holviraudoituksen viimeistely ja talojen 3,4,5 holvien valut.

6.9.2012 to 7:00 - 18:00 10h Talojen 4 ja 5 holvien raudoitus. Talolla kolme läpivientien tukkeiden teko koska valu tulossa lähi aikoina.

5.9.2012 ke 7:00 - 17:00 9h Talojen 4 ja 5 ontelo asennukset + kaiteiden asennus.

4.9.2012 ti 7:00- 17:00 9h Talon nro4. seinä elementti asennus ja materiaalien nostot huoneistoihin kuvien mukaisesti; saunapaketit, aco seinät, kipsilevyt.

3.9.2012 ma 7:00 - 15:30 8h 5 talon seinä elementtien asennus ja kierreporras elementtien asennus.

31.8.2012 pe 7:00- 16:00 9h Kannatuspalkkien valu. Kaideasennusta parvekkeille.

30.8.2012 to 7:00 - 18:00 10h Sisäkierre porras varaus onteloissa; 2 onteloa pystytönäreiden varassa. Siihen muotin teko kannatuspalkkia varten ja palkkiraudoite.

29.8.2012 ke Kutsunnat.

28.8.2012 ti Kipeänä.

27.8.2012 ma 7:000 - 15:30 Talojen 4 ja 5 holvien raudoitus. Jyrki kävi työmaalla.

24.8.2012 pe 7:00 - 15:30 8h 1 talon sokkeleiden juurivalu, b-osan antura valu. Talojen 4 ja 5 pystysauma teräksien laitto.

23.8.2012 to 7:00 - 17:00 9h Juurivalua muottien tekoa, Antura raudoituksen tarkistaminen, korkonappulat alle, korot.

22.8.2012 ke 7:00 - 15:30 8h Juurivalu muottien tekoa.

21.8.2012 ti 7:00 - 17:30 10,5 h Onteloiden alapuolien tukot tiiviiksi uretaanilla, holvien raudoitusten tarkastus ja viimeistely, holvien valu. Talolla nro1 aloitin tekemään sokkeleiden juurivalu muotteja.

20.8.2012 ma 7:00 - 17:00 10h Talojen 4 ja 3 holvien raudoitus, läpivientien tukkiminen ja parveke puukkojen asennus.

17.8.2012 pe 7:00 - 16:00 9h Ontelolaattojen asennus taloon nro4.

16.8.2012 to 7:00 - 16:00 9h Antura raudoitus.

15.8.2012 ke 7:00 - 16:00 9h Seinä elementtien asennus taloon nro3.

18.5.2012 pe Luvallinen päivä omissa hommissa.

16.5.2012 ke 7:00 - 15:30 Eilinen homma jatkui.

15.5.2012 ti 7:00 15:30 Kovalevyt kuorielementteihin kiinni suojaanmaan seinä elementin villojen tuuletus rakoa.

14.5.2012 ma 7:00 - 15:30 Katolla ponttilautaa kiinni.

11.5.2012 pe 7:00 - 15:30 Katolla löin ponttilautaa kiinni.

10.5.2012 to 7:00 - 15:30 Katolla ponttilautaa lyömässä kiinni. Piikkaus IV läpivienneille. Poraus sähköjen läpivienneille.

9.5.2012 ke 7:00 - 15:30 Lisää ponttilautaa katolle. Kannoin hiema tönäreitä ulos. Piikkasin sienästä siivun irti.

8.5.2012 ti 7:00 - 15:30 Alettiin lyömään ponttilautaa katolle. Tein myös tukirunkoja kattotuoleille.

7.5.2012 ma 7:00 - 15:30 Tuulenohjainten asennusta. IV läpivientien piikkausta.

4.5.2012 pe 7:00 - 15:30 Tuulen ohjaihten asennusta. Nostelin nostrin kanssa kaiken laista ylös ja alas katolta.

3.5.2012 to 7:00 - 15:30 IV läpivientien piikkaus.

2.5.2012 ke 7:00 - 15:30 Myrskypellin asennusta. IV läpivientien tekoa piikkamalla.

1.5.2012 ti VAPPU

30.4.2012 ma 7:00 - 12:00 Kattotuolien kiinnitys kulmaraudoilla. Kaikki sain kiinni.

27.4.2012 pe 7:00 - 15:30 Kattotuolit laitoin kiinni kulmaraudoilla alapuihin. Kaideasennusta. Tönäreiden kantoa.

26.4.2012 to 7:00 - 16:00 Elementtien alareunan täyttöä. Äänilukon valu. Pystysaumojen korjausta.

25.4.2012 ke 7:00 - 15:30 Kattotuolien kiinnityspuut kiinni holviin ja katto tuolit nostettiin katolle.

24.4.2012 ti 7:00 - 16:00 Keräsin tönärit vakkiin ja nosturilla ulos. Siivoilin siinä sitte ja rupesin laittelee kaiteita.

23.4.2012 ma 7:00 - 15:30 Parvekkeiden isot jakaja elementit paikalleen. Parvekkeiden pilari elementtien asennus.

20.4.2012 pe 7:00 - 15:30 Puhalsin lehti puhaltimella holvin puhtaaksi ja lakasin roskat pois; (siivous asenne testattu) Asensin pekan ja teemun kanssa kuorielementtejä ja myös parvekkeiden pielielementtejä. Asennettiin myös hissikuilin kansi elementti paikalleen. Kuraakin pyörittelin myllyllä päivän mitttaan sillon tällön.

19.4.2012 to 7:00 - 15:30 Raudotin holvin loppuun. Valu holvilla, olin lasta miehenä. Valoin porras elementin. Raudoitin pysty saumoja.

18.4.2012 ke 7:00 - 15:50 Holvin raudoitusta. Parvekkeiden pieli elementtien asennusta.

17.4.2012 ti 7:00 - 15:30 Piikkasin lujahormeille aukot elementteihin ja raudoitin holvia.

16.4.2012 ma 7:00 - 15:40 Hml Rakentajilla Parolassa hommissa. Päivä alkoi perehdytyksellä ja opettaja tuli käymään. Laitettiin tukkeet elementtien sivusaumoihin. Laitettiin petrapalkit paikalleen ja tuettiin elementtejä.

5.4.2012 to 8:00 - 15:00 Idän päässä viimestelemässä. Elina kävi paikalla. Loppupäivästä tavaran hakua RTV:ltä

4.4.2012 ke 8:00 - 16:30 KYlätiellä tasot paikalleen ja kodin koneet sisälle. Idän päässä alotettiin Pikku vessa remontti. Laatat pois seinästä vanhat vessa kalusteet ulos. Laatotettiin sienä. Uusi kaappi paikalleen. Taso kiinni. Peilikaappi kiinni. Kaapin liukuovet paikalleen.

3.4.2012 ti 8:00 - 16:00 Kylätiellä. Kaapistojen ovien kiinni laittoa ja etusarjoja kiinni.

2.4.2012 ma 8:00 - 16:00 Kylätiellä tekemässä keittiötä. Ylä ja ala kaapit hollilleen ja tasojen sovitus.

30.3 2012 pe 8:00 - 16:00 Kodinhoito huonetta....

29.3.2012 to 8:00 - 16:00 Kodinhoito huonetta tehtiin

28.3 2012 ke 8:00 - 16:00 Sain firman Viton lainaa ja kävin riksusta hakeen kalusteovia ja vein ne poraukseen tukkuun ja vein ne takaste riihimäkee.

27.3.2012 ti 9:00 - 16:00 Kaluste tukussa tehtiin laudotukset hallin seinään tulevia mainoksia varten.

26.3.2012 ma 8:00 - 16:00 Keittiön tekoa.

22.3.2012 to KIPEÄNÄ

21.3.2012 ke 8:00 - 16:00 Sairiossa liukuovi kaapin tein loppuun ja asensin kodin hoitohuoneeseen saranapohjat. saranoin ovet ja laitoin paikalleen ja säädin ovet. Porasin etusarjat korimekanismeihin kiinni ja säädin ne.

20.3.2012 ti 8:00 - 16:00 Sairio. Liukuovikaappien asennusta ja kodarin kalustusta. Käytiin myös kalustetukussa lyhentämässä liukuovikaapin sivuja koska se oli liian pitkä.

19.3.2012 ma 8:00 - 16:00 Sairio. Liukuovikaappien asennusta. Kodin hoitohuoneen kalustus.

16.3.2012 pe 8:00 - 16:00 Parolassa laitettiin koristelistat keittiöön.

12. - 15.3.2012 Maanantai - Torstai. 34 tuntia. Aloitettiin sairion työmaalla laittamalla keittiökaappien alarungot paikalleen ja myös yläkaapit. Tehtiin yläkertaan yhteensä 5 liukuovikaappia, keskikerrokseen 2 ja alakerta on just meneillään. Tein näyttötyön liukuovikaapin kasauksesta. Kalustettiin kodinhoito huone, alarungot ylärungot, ropattiin seinään niiku keittiössäkin ja jalat tietty säädettiin laserin kanssa ja komerot laitettiin vaatehuoneeseen ja kiinnitys seinään. Liukuovikaappeja teen parhaillaan eteiseen ja vielä on lisää tulossa.

9.3.2012 pe 7:30 - 11.30 Papinniityssä laitettiin yläpeitteet liukuovikaappeihin.

5 - 8.3.2012 Maanantai - Torstai 8:00 - 16:00 yhteensä 32 tuntia. Parolassa tehtiin keittiötä omakotitaloon. Laitettiin alakaapit paikoilleen ja oikeaan korkoon. Tason sovitus; ei sovi eli kaluste tukkuun työstään tasoa. Taso paikalleen ja yläkaappien asennus. Laitettiin veden eristys matto allaskaapin alle, tietty jo ennen kaappien asennusta.. Mitattiin laminaatti seinällä ja sahattiin se kalustetukussa. Asennettiin laminaatti liimaamalla seinälle ja laitoin sitten kaappeihin sarana pohjat paikalleen ja oviin saranat kiinni. Liesituuletin paikalleen, haitari putken tilalle vaihdettiin peltinen iv putki. Kasasin karuselli mekanisin ja roskalaatikko mekanismin. Laitoin laatikostojen etusarjat paikalleen ja porattiin vetimille reijät ja asensin vetimet. Sitten viimestelyt elikkäs ovien säädöt ja silikoonien laittaminen ja sokkelit paikalleen ja silikonitatit sokkeleiden pohjaan. Sitten suojakalvot pois tasoista ja laminaateista.

24.2.2012 pe 7:00 - 15:00 Hämeenkoskella tehtiin hirsimökkiin lasiset suihku seinät ja portti rappusten eteen. Tehtiin myös kodin hoito huone kokonaan uudestaan viereisestä asuin rakennuksesta; kaapit ylä+ala ja ovet ja taso.

23.2.2012 to 8:00 - 15:00 Hämeentiellä laatotettiin keittiön tausta ja tehtiin viimestelyt hommat ja lähettiin kaluste tukkuu loppu päiväks.

22.2.2012 ke 8:00 - 17:30 Aamulla mentiin sairioon mittaus keikalle; mitattiin koko kolme kerroksinen talo läpitte siis kalusteiden mitat siellä meni yhteentoista asti. Sitte syömää ja sieltä papinniittyyn tekemään kolme isoa liuku ovi kaappia.

21.2.2012 ti 8:00 - 18:00 Hämeentiellä. Aloin laittaan etusarjoja kiinni laatikostoihin ja saranat kiinni kaapin oviin ja kaappeihin sarana pohjat. Kulma kaappi puoliympyrä hyllyt. Leisi tuuletin paikalleen.

20.2.2012 ma 7:30 - 16:00 HML: hämeentiellä kerrostalo kämpässä aloitettiin keittiön tekeminen. Laattapohjien hionta. Kaappeihin jalat kiinni ja oikeaan korkoon. Alakaapit paikalleen jonka jälkeen yläkaapit.

15.2.2012 ke 8:00 - 18:00 Turengissa kasattiin eteiseen liukuovikaapistot Ja tehtiin liesitasolle aukko pöytätasoon. Asensin puoli ympyrä mekanismi hyllyt kaappeihin. Laitoin topparit eli vaimentimet kylppärin oviin. puoliympyrä hylly.

14.2.2012 ti 7:00 - 16:00 Käikälässä viimesteltiin tasot; putsattiin ylijäämä silikonit ja koko taso. Laitettiin vesilukon liitos kartion paikalleen. Turenkiin sitten Mentiin laittaan suihkutilan kaappeihin kahvat ja säädin ovet. Asensin myös korilaatikostoja.

korilaatikot, kuva on sivuttain.

13.2.2012 ma 8:00 - 20:30 Aamulla käikälään keittiötä remontoimaan. Vaihdettiin ovet, saranat Laitettiin uudet tasot ja käytiin kaluste tukussa sahaamassa hellan aukko tasoon. Laitettiin allas paikalleen ja uudet vesilukot.

10.2.2012 peturengin keittiötä. 7:00 - 16:00 Mentiin aamusta asentaan hämeenlinnaan asiakkaalle liukuovi kaapin yläpeitteet. Sitten mentiin käymää parissa kolmessa paikassa mittauskeikalla. Loppu päivä oltiin kaluste tukussa kokoamassa hyllykköä kaapistojen tasoille ja tehtiin uusi poraus piste; Kaapit ja tasot ja porakoneet kiinni pöytään.

9.2.2012 to 8:00 - 17:30 Mentiin hakemaan kalustetukusta kaapit ja lähdettiin turenkii missä oltiin maanantainakin. Laitettiin kylpyhuoneen kaapit ja tasot paikoilleen. Ruuvasin saranat ja laitoin ovet kaappeihin. Kaapit laserilla korkoon. Kaapit kiinni. Taso päälle. Kasattiin kaksi liukiovi kaappia ilman pohjaa. eli pohja on lattia siellä laminaatti. Kun liukuovet oli paikallaan lähdettiin harvialaan mittaus hommalle. Mitattiin asiakkaan keittiö ja sillä perusteella se hommaa uuden keittiön. Lopuksi mentiin kaluste tukkuun ja sahattiin pari levyä joista koottiin peitteet jotka asennetaan huomen aamusta.

8.2.2012 ke KIPEÄNÄ

7.2.2012 ti KIPEÄNÄ

6.2.2012 ma 7:00 - 16:30 Eka päivä Peltoniemen firmassa. Aamulla mentiin hakemaan kalustetukusta kyytiin kiettiökalusteita. Mentiin turenkii asenteleen niitä omakotitalo työmaalle. Laitoin jalat kalusteisiin ja säädettiin ne oikeeseen korkoon laserin kanssa. Keittiön tasoissa ongelmia niin otettiin ne mukaa kalustetukkuun jossa koneistetaan ne uusiksi.

3.1.2011 8:00 - 16:00 Veijon kanssa Uuraantiellä nostimia huoltamassa. Käytiin yhellä raksalla kans lämpöpumppuja kattoos ku niis oli jotain häikkää. Siinä klo 14 jälkeen oltii takasi Hämeensaaressa ja siellä tein vielä muutamia huolto jutskia.

4.1.2011 8:00 - 16:30 Uuraantiellä Veijon kanssa tarkastamassa nostimien akkuja. Juhon kaa laitettiintelineet nippuun että ne saatiin eteenpäin. Iltapäivästä korjattiin yhden nostimen moottoriviat että se on huomiseks kunnossa kun se tullaan hakeen. Ja Elina kävi tänään.

5.1.2011 8:00-17:00 Olin koko aamupäivän kassalla ja tein vähä lumitöitä. Iltapäivästä purettiin yks kuorma minkä juho toi. Juhon kaa lähettiin siinä kolmen aikaa yhellä omakotitalo työmaalla käymää viemää kahta lämpöpuhallinta ja kolmee tynnyrii dieselii. Meni tunnilla ylitöiks ku se lämppäri ei oikee toiminu nii yrittettii saada sitä toimimaan mutta ei saatu.

7.1.2011 8:00 - 16:00 Olin hämeensaaressa ja tarkastelin koneita ja siistiin pajaa vähäse ja nostin trukilla vähä tavaraa auton kyytiin.

10.1.2011 8:00 - 16:00 Aamupäivä meni siinä kolattii lumia pois varaston katolta. Ja sitten tein vähä lisää lumitöitä. Palautuneita työkoneita tarkistelin myös.

11.1.2011 8:00 - 16:00 Aamu alko sillä että mietittii miten saatais varastoo lisää tilaa ja sitte alettii siinä ruokiksen jälkee järjestellä sitä ja vietiin telinetasot ulkokatokseen ja siirrelttii kaikki teline osat parempaan järkkää nii t uli enemmän tilaa varastoon. Iltapäivän sitte tarkistelin koneita ja putsailin niitä.

12.1.2011 8:00 - 16:00 Uuraan tiellä oltii Veijon kaa ja aamupäivän siirtelin metallijätettä roskalavalla trukilla, esim vanhoja työmääkoppi kaappeja ja jotai tikkaita. Iltäpäivästä ajoin vähä lumia pikkuAvantilla ja sitte lähettii takas hämeensaareen. Siellä putsasin yhen imurin.

13.1.2011 8:00 - 16:00 Olin hämeensaares ja aamupäivästi värkkäsin vanerista sirkkelillä uudenavain taulun uuraaseen ja maalasin sen vihreeks. Sitte loppupäivän putsailin imureita ja kattelin parit iskuporakoneet että ne toimii ja putsasin ne. Ajelin myös vähä lumia avantilla.

14.1.2011 8:00 - 16:00 Aamupäivän olin Hämeensaaressa ja putsasin monta imurii ja katoin että ne toimii ja sitten korjasin kaks aggregaattia ja muutenki huolsin niitä laitteita mitä siellä oli iskuporakoneita timanttileikkureita. Siinä ruokiksen jälkee lähettii Veijon kaa uuraantielle ja veijjo korjas trukkia ja mä ja yks toine teemu ajeltii pikkuavanteilla lumia pihalta.

17.1.2011 8:00 - 16:00 Uuraan tiellä järjestelemässä haki telineitä ja ajamassa lunta.

18.1.2011 8:00 - 16:00 Uuraantiellä järkkäämässä hakeja ja luomassa lunta.

19.1.2011 8:00 - 16:00 Uuraantiellä sama homma mikä eilen.

20.1.2011 8:00 - 16:00 Hämeensaaressa 11 asti tein lumitöitä. Ruokiksen jälkee mentii uuraaseen jatkaa pihan järjestelyy ja lumitöitä.

21.1.2011 8:00 - 16:00 Uuraantiellä lumihommissa.

24.1.2011 8:00 - 16:00 Hämeensaaressa aamusta tein lumitöitä avantilla ja loppupäivän korjasin palautuneita koneita.

25.1.2011 8:00 - 16:00 Olin koko päivän kuskin eli janin kaa hakemassa ja viemässä tavaroita raksoille ja takas hrk:lle.

26.1.2011 8:00 - 16:00 Päivä meni parin maan tiivistäjän korjauksessa koska sieltä oli vetonarut poikki ja öljyt loppu ja tulppa menny sun muuta. Ja myös pari agregaattia huolsin ja pari piuhaa korjasin.

27.1.2011 8:00 - 16:00 Aamusta aloitin palautuneiden koneiden tarkistuksella/huollolla ja vähän siivoilin huoltopajaa ja sitten nostin pari henkilö nostinta trukilla auton kyytiin ja vietiin ne uuraantielle korjattavaks kuskin kanssa.

28.1.2011 8:00 - 16.00 Kokopäivän olin hämeensaares huoltamas koneita ja pestiin myös kaikki maan tiivistäjät.

31.1.2011 7:00 - 15.30 Alotin parolassa siinä kauppakeskuksella. tein hommia vänskän kaa. Laitettii työmaalle sähkökeskuksia ja piuhoja että saatiin valot ja sähköö kaikkialle.

1.2.2011 7:00 - 15:30 Aamusta taittelin rautoja vengillä ja loppu päivä laiteltii vänskän kaa aitoja ja pistettii levällää olevat pressut nippuun.

7.2.2011 7:00 - 15:30 Aamulla tein lumitöitä. Ilta päivän purin vänskän kaa väestön suojan valujen muottia ja laitettiin sinne routamatot.

14.2.2011 7:00 - 15:30 Putsattiin lumia väestönsuojan perustuksien päältä koska sinne asennettiin elementit. Aloteltiin laittamaan juotosvalujen toppareita. tein hommia vänskän kaa.

15.2.2011 7:00 - 15:30 Rakennettiin portaat väestön suojaan ja sen katolle. Asennettiin loputkin topparit ja vähän raudotettii. vänskän kaa tein hommia.

16.2.2011 7:00 - 15:30 Laitettiin toppareihin sidontalaudat ja tehtii vähä lumitöitä ja viikkailtii kaikki pressut ja peitteet. hommia tein vänskän kaa.

21.2.2011 7:00 - 15:30 Aamusta vähä lumitöitä tehtii ja raivailtii paikkaa loppupäivä. elina kävi työmaalla. käytiin myös cramolla vänskän kaa hakee lämppäri.

22.2.2011 7:00 - 15:30 Siivoiltii työmaata ja laitettiin kunnon kaasulämmitin väestönsuojaan. Vähäse piikkailtii myös vs ssän katolla koska tarvi jotain tartuntoja hitsata sinne.

23.2.2011 7:00 - 15:30 Tänään alottelin hommat JTN-Rakennuksen kaa. Aamusta tein anturan muotin Jtn nnän äijän kaa ja siinä kahvin jälkeen alotettii raudottamaan muotteja ja saatiin aika paljo raudotettua. nyt tiedän ainaki miten anturan raudotus tehdään ja osaan kasata muotin ja tehdä sellasen

7.3.2011 7:00 - 15:30 Porailin pilareiden muotteihin reiät niille tartunta pulteille mitkä sinne tulee. Viikattiin varmaa 7 pressuu. Sulatettiin yks vesi johto ja peiteltii vähä reikiä mitä ontelo laatoissa on. Tein hommia Jtn äijien kaa ja myös vänskän.

8.3.2011 7:00 - 15:30 Tehtii uudet rappuset väestönsuojan katolle. Loppu päivän olin väestönsuojassa ja auteltii putkimiehiä viemäreiden laitossa.

9.3.2011 10:00 - 15:30 Menin myöhempään töihin koska olin hammaslääkärissä. Leviteltiin pressut ontelelaattojen päälle ja purettii väestönsuojan juotosvalun topparit pois ja nostettiin yks valomasto pois työma alta.

14.3.2011 7:00 - 15:30 Otettiin pressut pois ontelo laattojen päältä ja tehtiin hieman työturvallisuus töitä, reiät vanerilla umpeen ja kaiteet kiinni. Tasattiin väestönsuojan lattian sepeli ja laitettiin sinne styroksia mutta se jäi vielä kesken. sitten ku styroksit on valmiita niin päsee raudottaan sen lattian.

15.3.2011 7:00 - 15:30 Jatkettiin stryroksin laittoa.

21.3.2011 7:00 - 15:30 Päivä alkoi lumitöillä. Sen jälkeen katottiin väestön suojan raudoitus piirustuksista; tuplaverkko 8mm terästä 15cm jaolla, ja alettiin raudoittamaan sen lattiaa.

22.3.2011 7:00 - 15:30 Tein raudoituksesta näytön ja elina kävi myös paikalla. Saatin väestön suojan rautaverkko myös valmiiksi. **Ja tässä myös kuvia siitä raudoituksesta. Siinä rautojen alla on toi musta maarakennunskangas.** HYVÄ TEEMU !! t. Elina

24.3.2011 7:00 - 15:30 Laitettiin väestön suojan lattiakaivot oikeaan korkoon ja suojattiin vss seinä koska huomenna on valu ja myös merkattiin minne sinne tulee väliseinät ja kaatolattiat. Viimesen kahvin jälkee asennettiin kaiteita.

28.3.2011 7:00 - 15:30 Aamusta aloteltii vänskän kanssa sillä että otetiin kaiteet pois ontelolaattojen tieltä koska niitä asennettiin lisää. Sen jälkeen leikkasin rälläkällä 12mm teräksestä noin 50 kpl 170cm pitkiä pätkiä. Me taitellaan ne huomenna ja sitten laitetaan ne niiden rautapilareiden ympärille. Ruokiksen jälkeen mentii väestönsuojaan ja koputeltiin vasaralla kaivot esiin valun alta. Tehtiin myös yksi hylly väestönsuojaan ja laiteltii vähä työmaa sähköjä järkevämmin.

29.3.2011 7:00 - 15:30 Asensin rungon metallipilareiden ym pärille rengas rautoja hitsaamalla. Hitsasin puikolla. Ensin tietysti taittelin raudat oikean muotoisiksi. Käytiin vänskän kaa BetSetin tehtaalla hml:ssä hakemassa stryroksi suikaleita.

30.3.2011 7:00 - 15:30 Aamu alkoi lumitöillä ja niissä meni kahviin asti. Kahvin jälkeen jatkoin rengas rautojen hitsaamista ja sain ne kaikki laitettua vähän enne puoli neljää. Niitä oli noin 50 kohtaa mihin niitä piti laittaa.

4.4.2011 7:00 - 15:30 Hioin väestönsuojan lattian hiomakoneella, jotta betoni kuivuisi kunnolla. Sen jälkeen imuroin lattian. Otin myös kaiteet pois tulevasta iv konehuoneesta, koska sinne oltiin jo pystytetty seinät ympärille.

5.4.2011 7:00 - 15:30 Paikkailtiin vänskän kanssa ontelo laattojen heikkoja kohtia, murtumia ja reikiä.

6.4.2011 7:00 - 15:30 Asennettiin vänskän kaa työmaa valoja.

11.4.2011 7:00 - 16:00 Laitettiin savunpoisto luukut nosturikuskin kanssa paikoilleen. Tehtiin rappuset katolle, ettei tarvitse pomppia telineeltä katolle. Ja loppupäivästä piti suoristaa nosturin kanssa työmaa koppi koska se oli vinossa, meni neljään koska se ei oikee meinannu mennä paikalleen se koppi. vänskän kanssa tein hommia.

12.4.2011 7:00 - 15:30 Porasin ontelolaattoihin reikiä jotta seiltä lähtee vedet pois.

13.4.2011 7:00 - 15:30 Jatkoin reikien porausta ja laitoin vänskän kaa myös lisää työmaavaloja.

14.4.2011 7:00 - 15:30 Tehtiin kattoon läpivientejä sadevesi putkille ja iv kanaville vänskän kanssa.

15.4.2011 Tehtiin yhdet rappuset että pää see paremmin rakennukseen sisään ja tehtiin työmaalle aidoista portit ja laitettiin lisää aitoja. vänskän kanssa tein.

18.4.2011 7:00 - 15:30 Juhan kanssa raudoitin ontelolaattojen saumoja.

19.4.2011 7:00 - 15:30 Porasin ontelolaattojen vesireijät loppuun.

20.4.2011 7:00 - 15:30 Raivasin työmaata ja aloitin valutoppareiden teon iv konehuoneeseen. Tein topparit että valu ei mene iv putken ja sähköjohtojen läpivienteihin.

21.4.2011 Tein topparit loppuun. Raudoitin iv konehuoneen lattian valmiilla verkoilla jotka surrasin toisiinsa kiinni. Loppu päivän olin jtn:nnän Juhan apuna ja vähä tehtiin raudoitusta ja etittiin alapohjasta pari tönärii.

26.4.2011 8:00 - 16:00 Aloitin Hattulan hirrellä. Elina kävi ja allekirjotettiin sopimukset. Höylättiin profiilit hirsiin koneella.

27.4.2011 8:00 - 16:00 Terähuoltoa. Ja koottiin terät lovikoneeseen.

28.4.2011 8:00 - 16:00 Loveamista = Salvostamista. Lovettiin saunamökin osia. Piirustuksia katsottiin millaisia osia tehdään. **Siinä ois vähä kuvia mitä tehtiin. Ekassa kuvassa on pitkiä seinähirsiä jotka on lovettu ja reijitetty. Tokassa kuvassa on pätkiä mihi on tehty karaurat ja myös lovettu ja reijitetty.**

29.4.2011 Saunamökin osien teko jatkui. Loveamista siis.

2.5.2011 8:00 - 16:00 Loveamista lovikoneella. Sauna mökin osia teimme.

3.5.2011 8:00 - 16:00 Saunamökin osien tekoa. Loveamista. Ja Riston kanssa olen tehnyt hommia, en ole muistanu kirjottaa sitä joka päivälle.

4.5.2011 8:00 - 16:00 Saunamökin osia lovettiin Ripan.

5.5.2011 8:00 - 16:00 Saunamökin viimeisimpiä osia lovettiin. Rimotettiin lautanippuja koska ne oli menossa kuivuriin. Eli joka lautarivin väliin rimathh.

6.5.2011 8:00 - 16:00 Höylättiin hirsiä.

9.5.2011 8:00 - 16:00 Saatiin saunamökin osat valmiiksi. Aloitettiin yhden mökin laajennuksen osien teko; Salvostamista ja karaurien tekoa, koneella.
 * Siinä on saunamökki. Pakattuna ja valmiina lähtöön.**

10.5.2011 8:00 - 16:00 Lovettiin mökin jatko-osan osia. Höylättiin hirsipaneeleja. **Hirsipaneelit**

11.5.2011 8:00 - 16:00 Höylättiin kevythirsiä ja hirsipaneelia. Lovettiin jatko-osa loppuun.

12.5.2011 8:00 - 16:00 Putsattiin ja huollettiin koneet; imuroitiin purut, kiristettiin hihnat, huollettiin terät. Aloitettiin uuden mökin loveaminen.

13.5.2011 8:00 - 16:00 Mökin loveamista. **Lovikone.**

16.5.2011 8:00 - 16:00 Lovettiin mökin osia.

17.5.2011 8:00 - 16:00 Mökin osien loveamista.

18.5.2011 8:00 - 16:00 Lovettiin mökin osia jarmon kanssa. käytiin naapurifirmassa sahaanhirsiä puolikkaiksi vannesahalla.

19.5.2011 8:00 - 16:00 Lovettiin mökki loppuun. Vaihdettiin niiden kuorma-auton akut.

20.5.2011 8:00 - 16:00 Käytiin kärkölässä koskisen oy:stä hakemassa puita yks kuorma ja loppupäivä järjesteltiin hallia.

Alotin kasarmilla patria rakennuksella. päivä alkoi sillä että tein aloin tehdä jyrkin kanssa valuvalmisteluja; putsattiin anturan pinta, tehtiin muotti, ja raudoitus. valu tehtiin sen takia että vesivaluisi salaojiin anturan päältä. Aloitin piikkamaan loppupäivästä muiden kanssa lattiaa. Ja kantaan piikkaus jätettäpois yläkerrasta alas jätelavalle.
 * 15.8.2011 ma**
 * 7:00 - 15:30**

Päivä alkoi sillä että pesin anturaa ja sokkelia painepesurilla. sitten piet pintaan ja huopa päälle. Ruokiksen aikaa valettiin eiliset muotit.
 * 16.8.2011 ti**
 * 7:00 - 15:30**

Siivousta ja Raivausta yläkerrassa.
 * 17.8.2011 ke**
 * 7:00 - 15:30**

Aamusta paikkailin sokkelissa olleita lohkeamia. Loppupäivän suojasin johtoja ja putkia hiekkapuhalluksen takia.
 * 18.8.2011 to**
 * 7:00 - 15:30**

Yläkerran katon levytystä. Parockien kantoa.
 * 19.8.2011 pe**
 * 7:00 - 15:30**

Levytettiin katto loppuun. Kannettiin tiiliä muurarille. Läpinvientien tekoa ilmaputkille.
 * 22.8.2011 ma**
 * 7:00 - 15:30**

Imuroin 1.kerroksen sähköjohtohyllyt ja siivosin ja raivasin loppupäivän.
 * 23.8.2011 ti**
 * 7:00 - 15:30**

Purin yhden ison muotin ja siivosin kaikki puujätteet mitä siitä irtos.
 * 24.8.2011 ke**
 * 7:00 - 15:30**

Siivousta ja loppupäivästä autoin muita iv kone huoneen raudoittamisessa.
 * 25.8.2011 to**
 * 7:00 - 15:30**

Raudoitus loppuun. Sokkelin pesu ja anturan päälle viisteen teko.
 * 26.8.2011 pe**
 * 7:00 - 15:30**

Iv kone huoneen lattian suojaus. Ja loppu päivä irrotettiin kovalovyä iv konehuoneen lattiasta kun lattia mies ei kiinnittäny sitä ikkunaan niin se tippui lattiaan ja oli kovaa kiinni koska lattia oli sellaista kumista massaa.
 * 5.9.2011 ma**
 * 7:00 - 15:30**

Irroitettiin tonin kanssa loputkin siitä kovalevystä ja suojatttiin lattia loppuun. Kannettiin parocceihin tulevat pellit yläkertaan ja alettiin imuroida kellarin kerroksen sähköhyllyjä.
 * 6.9.2011 ti**
 * 7:00 - 15:30**

Imuroin sähköhyllyt loppuun ja valoin läpivientejä.
 * 7.9.2011 ke**
 * 7:00 - 15:30**

Läpivientien valut. Iv putkin läpivientien saumaus palokitillä. Ullakon siivous ja imurointi. Pihan siivousta ja järjestelyä.
 * 8.9.2011 to**
 * 7:00 - 15:30**

Läpivientien valua ja seinässä olevien vanhojen läpivientien tukkimista.
 * 9.9.2011 pe**
 * 7:00 - 15:30**

Tein Jyrkin kanssa vanhojen kaukolämpöputkien ympärille muotteja että saatiin valettua ne umpeen. Olin mukana Sisäänkäynnin laatan anturan valussa.
 * 19.9.2011 ma**
 * 7:00 - 15:30**

Muotin purku. Kaukolämpöputken valu umpeen.
 * 20.9.2011 ti**
 * 7:00 -15:30**

Purin pienen muotin kaivolta. Tein tuulen ohjain levyjen kiinnityksiä joita toni sitten asenteli. Siivosin puujätteet pois mitä tuli kun purin muotteja.
 * 21.9.2011 ke**
 * 7:00 - 15:30**

Konttien siivous ja järjestely.
 * 22.9.2011 to**
 * 7:00 - 15:30**

Pihan siivous. Tuulen ohjain levyjen teko ja asennus.
 * 23.9.2011 pe**
 * 7:00 - 15:30**

Tuulen ohjainten asennus. Elina kävi työmaalla ja tein näytön tuulenohjaihten asentamisesta. Aloitin maalin irrottamisen lämmönjakohuoneen seinistä ja katosta.
 * 26.9.2011 ma**
 * 7:00 - 15:30**

Jatkoin maalien irrottelua ja siinä välissä kannoin myös kipsilevyjä sisälle ja harkkoja yläkertaa.
 * 27.9.2011 ti**
 * 7:00 - 15:30**

Maalien irroitusta ja tyhjennettiin myös hiace joka oli täynnä tavaraa.
 * 28.9.2011 ke**
 * 7:00 15:30**

Maalien irrotus jatkuu.... Elina kävi työmaalla.
 * 29.9.2011 to**
 * 7:00 - 15:30**

Siivottiin lämmönjako huone koska saatiin maalit irti seinistä ja katosta. Purettiin siisään käynnin laatan Muotti.
 * 3.10.2011 ma**
 * 7:00 - 15:30**

Irrotettiin Yläkerran lattiasta lattiamatto ja kannettiin puutavaraa ylös. Aloitin ikkunoiden tiivisteiden laittamisen.
 * 4.10.2011 ti**
 * 7:00 - 15:30**

Jatkoin tiivisteiden asentelua ja kannettiin lisää puutavaraa ylös. Loppupäivästä kannettiin kipsilevyjä konttien väliin varastoon.
 * 5.10.2011 ke**
 * 7:00 - 15:30**

Työmaan siivousta ja järjestelyä ja tavaroiden varastointia.
 * 6.10.2011 to**
 * 7:00 - 15:30**

Siivousta. Työmaan siivousta.
 * 7.10.2011 pe**
 * 7:00 - 15:30**

Maalien irroitus pesutilojen katosta. Työmaan siivousta ja järjestelyä.
 * 10.10.2011 ma**
 * 7:00 - 15:30**

Siivous ja raivaus. Välikaton villoitus.
 * 11.10.2011 ti**
 * 7:00 - 15:30**

Villotettiin välikatto loppuun. Revittiin kattolaudoista huopanauloja irti.
 * 12.10.2011 ke**
 * 7:00 - 15:30**

Siivousta ja raivausta. Loppupäivästä katolle taas nauloja paukuttaan...
 * 13.10.2011 to**
 * 7:00 - 15:30**

Viimenen päivä patrialla. Aamulla paukutin loput naulat katolta poies ja loppupäivä oli siivous roudausta ja raivausta.
 * 14.10.2011 pe**
 * 7:00 - 15:30**

Ensimmäinen päivä Kantolan Parketissa. Aamulla mentiin Riston kanssa Sairioon omakotilaloon maalaamaan seiniä pohja maalilla koska huomenna mennään vetään sinne tapetit. Seinä on halteksi levyy niin se piti maalata ettei se ime liisteriä kun tapetoidaan. Takasin myymälässä ja järjestelin varastoa trukilla ja käsipelillä. Loppupäivä oli tutkiskelua ja kattelua. - Aamulla lähdettiin siinä kahdeksan aikaan riston kanssa sairioon tapetoimaan. Tapetti oli sellaista että liisterin pystyi laittaa suoraa seinää ja tapetti päälle. Maalasin myös ikkuna seinän valkoisella koska siihen ei laitettu tapettia. Loppupäivän olin myymälässä ja varastossa järjestelin ja otin pari kuormaa vastaan.
 * 26.10.2011 ke**
 * 7:00 - 15:30**
 * 27.10.2011 to**
 * 7:00 - 14:30**

Mentiin aamusta tapetoimaan se sairion kämppä loppuun ja laitoin jalkalistat kiinni.
 * 28.10.2011 pe**
 * 7:00 - 14:30**

Turengissa Ismetin kanssa laattahommissa. Rapsuttelin kiinnistyslaastin purseet pois laattojen saumoista. Laitoin silikoonia laattojen liikuntasaumoihin; nurkat, lattiaraja.
 * 31.10.2011 ma**
 * 7:00 - 15:30**

Olin turengissa Jussin kanssa ja piikkasin lattiaa irti koko päivän.
 * 1.11.2011 ti**
 * 7:00 - 15:30**

Oltiin hämeenlinnassa leimarakennuksen työmaalla. Saumasin laattoja.
 * 2.11.2011 ke**
 * 7:00 - 15:30**

Hämeenlinnassa. Laatoitin yhden seinän ja nauhoitin ja vesieristin kylpyhuoneen.
 * 3.11.2011 to**
 * 7:00 - 15:30**

Hämeenlinnassa. Laatoitusta ja vesieristämistä.
 * 4.11.2011 pe**
 * 7:00 - 15:30**

Hämeenlinnassa ismetin kaa. Laatoitettiin kaks kylppärii ja vedettiin toinen vesieristys kerta yhdelle kylppärille.
 * 7.11.2011 ma**
 * 7:00 - 15:00**

Turengin terveys asemalla nauhoittamassa lattianrajaa; vesieristysnauhaa. Alakerrassa aloitin lattianrajan kittaamisen.
 * 8.11.2011 ti**
 * 7:00 - 15:30**

Kittasin alakerran loppuun ja siirryin kittaamaan yläkertaan.
 * 10.11.2011 to**
 * 7:00 - 15:30**

Aamulla lähdettii jopan kanssa Riihimäelle HAMKkin lisäosan työmaalle. Siellä liimasin kulmalistat paikalleen. Sen jälkeen mentiin takaisin turengin terveys asemalle ja kittasen seinän vierustoja.
 * 11.11.2011 pe**
 * 7:00 - 15:30**

Turengin terveys asemalla. Kittasin seinän vierustat loppuun ja aloitin niiden hiomisen.
 * 14.11.2011 ma**
 * 7:00 - 15:30**

Turengin terveys asemalla. Hioin seinät loppuun ja aloitin Kostin kanssa kalustaan kylppäriä koska se on matotettu ja valmis.
 * 15.11.2011 ti**
 * 7:00 - 15:30**

Kalustettiin kylpyhuone loppuun; wc pytyt, vesilukot, kevytseinät. Laitettiin ovia paikalleen ja kynnyksiä. Asennettiin myös yksi paljeovi. Laitettiin kaappeja paikoilleen.
 * 16.11.2011 ke**
 * 7:00 - 15:30**

Turengissa terveysasemalla. Kalustettiin keittiö ja muut huoneet valmiiksi.
 * 17.11.2011 to**
 * 7:00 - 15:30**

Hml, opettaja ammattikoululla asuntolassa matottamassa jopan kanssa.
 * 18.11.2011 pe**
 * 7:00 - 15:30**

Hml, Kotkankatu: Asentamassa parkettia Kostin kanssa koko päivän.
 * 21.11.2011 ma**
 * 7:00 - 15:30**

Kotkankadulla asennettiin parketti loppuun.
 * 22.11.2011 ti**
 * 7:00 - 15:30**

Aamusta menin Riston kanssa Karjalan kadulle tapetoimaan yhden keittiön. Puolen päivän aikaa menin kostin kanssa Hirsimäkee rivitaloihin hiomaan kylppärin ja lattian ja asennettiin lattia kaivo.
 * 23.11.2011 ke**
 * 7:00 - 15:30**

Hirsimäessä rivarissa olin kostin kanssa. villoitettiin ja levytettiin kylppärin seinät. Koolattiin katto.
 * 24.11.2011. to**
 * 7:00 - 15:30**

Viimeinen päivä kantolanparketissa. Olin koko päivän turengin terveys asemalla kalustamassa kostin ja jussin kanssa.
 * 25.11.2011 pe**
 * 7:00 - 15:30**